“Bouw Noord/Zuidlijn duurt langer”

De bouw van de Noord/Zuidlijn duurt waarschijnlijk langer dan gepland. De nieuwe metrolijn zou eerst al in 2011 af zijn, maar werd telkens uitgesteld. Ook bleek de bouw ervan fors duurder te zijn dan eerder werd begroot.

Als er niet snel wordt ingegrepen, dan wordt de deadline van oktober 2017 ook niet gehaald. Dat staat in Het Parool.

Volgens wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens moeten er extra maatregelen worden genomen om het risico op vertraging te verlagen. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De afgelopen jaren werd uitgegaan van 80 procent kans dat de lijn op tijd klaar zou zijn, nu is dat nog maar 50 procent.

De wethouder wil tests van de lijn, die tegen het einde van de bouw waren gepland, naar voren halen. Hiermee wil hij tijd winnen zodat fouten eerder ontdekt en verholpen kunnen worden.

“Bouw Noord/Zuidlijn duurt langer”.